# Sprint 1 — Firmware ESP32 base — Plan propuesto

> **Status:** propuesto, esperando tu OK.
> **Brief reference:** sección 12, Sprint 1.
> **Duración estimada brief:** 3-4 semanas.
> **Pre-requisito:** Sprint 0 aprobado (tag `sprint-0-approved`).

Este documento es **mi propuesta**. Antes de tocar firmware necesito tu OK
explícito (regla de oro #1 del brief). Léelo, corrige lo que no te encaje,
y luego me das luz verde o me pides cambios.

---

## 1. Objetivo del sprint

Levantar la **base** del firmware del controlador AR-Autopilot sobre la
tarjeta AR-NMEA-IO v1.0. Al final del sprint la tarjeta debe poder:

- Arrancar en modo **STANDBY** (timón manual, sin control del piloto).
- Leer los 4 AI + 5 DI + 1 RPM, escribir los 10 DO declarados en
  [`firmware/ar_autopilot_v1/src/hal/pinout.h`](../firmware/ar_autopilot_v1/src/hal/pinout.h).
- Hablar **Modbus RTU como esclavo** con el display dedicado (todavía
  inexistente en código — usamos un cliente de prueba en PC).
- Consumir del bus **NMEA 2000** los PGN mínimos: **127250** (Heading)
  y **127251** (Rate of Turn). Solo logging, no control.
- Reaccionar al pulsador físico de **disengage** (DI1): no hay nada
  enganchado en Sprint 1, pero el evento se registra y se ven los
  bits cambiar en Modbus.

Lo que **NO** hace este sprint (importante — ver brief sección 12):
- No corre PID real. Hay un "stub" del PID que devuelve siempre 0.
- No publica al backbone NMEA 2000 (eso es Sprint 6).
- No tiene seguridad funcional completa (Sprint 6 también).
- No conoce los modos HEADING_HOLD / TRUE_COURSE / TRACK_KEEPING
  más allá de exponerlos como enum por Modbus.

---

## 2. Decisiones técnicas que pido aprobar

Estas son las preguntas que necesito que me respondas **antes** de empezar.

### Decisión 2.1 — Framework: ESP-IDF puro vs Arduino-as-ESP-IDF-component

| Opción | Pros | Cons | Veredicto |
|---|---|---|---|
| **Arduino framework** puro | Más fácil. Las libs NMEA2000_esp32 y eModbus son nativas Arduino. Curva corta | Arduino abstrae FreeRTOS en un modelo single-threaded. Mal para nuestras 4 tareas concurrentes con prioridades distintas. Menos control sobre OTA con rollback, secure boot, deterministic timing | **No** para producto safety-critical |
| **ESP-IDF nativo** | Control total de FreeRTOS, deterministic real-time, OTA con rollback automático, secure boot/flash encryption, mejor para producción comercial | Las libs Modbus/NMEA2000 maduras son Arduino-first; hay que wrappear o reescribir partes | Limpio pero costoso |
| **Arduino-as-ESP-IDF-component** ⭐ | Combina lo mejor: ESP-IDF maneja el sistema (tareas, prioridades, OTA, security), Arduino se usa solo para las libs maduras (NMEA2000_esp32, eModbus). Patrón oficial Espressif | Configuración inicial un poco más complicada en `platformio.ini` | **Recomendado** |

**Mi recomendación:** opción ⭐. El brief (regla #11) dice "El PID corre
en firmware ESP32, no en el display. Esto es no-negociable: latencia
determinística, seguridad ante caída del display, eficiencia." Eso
implica ESP-IDF/FreeRTOS real, no Arduino single-thread. Pero no
queremos perder semanas reescribiendo NMEA2000_esp32 ni eModbus.

**Tu pregunta:** ¿Apruebas opción ⭐, o prefieres una de las otras dos?

### Decisión 2.2 — Librerías nuevas a añadir a `platformio.ini`

Por la regla #4 del brief ("No agregues dependencias sin preguntarme"),
te las pido por adelantado:

| Lib | Versión / fuente | Por qué | Licencia |
|---|---|---|---|
| `ttlappalainen/NMEA2000-library` | latest stable, PIO registry | Base de toda la pila NMEA 2000. Sin esto no leemos heading | MIT |
| `ttlappalainen/NMEA2000_esp32` | latest stable, PIO registry | Driver CAN específico para ESP32 (TX=GPIO16, RX=GPIO4 por defecto). Incluye su propio driver CAN, no hace falta más | MIT |
| `eModbus/eModbus` | v1.7.4 (Jun 2025) | Modbus RTU server (slave) con tasks FreeRTOS asíncronos, no bloquea el lazo principal | MIT |

Todas MIT, todas maduras, todas mantenidas. Las añado a `platformio.ini`
con versiones pinneadas (no `latest`) para reproducibilidad.

**Tu pregunta:** ¿Las apruebo así o quieres otras alternativas?

### Decisión 2.3 — Asignación de núcleos y prioridades FreeRTOS

ESP32-DOWD tiene 2 núcleos. Propuesta de mapeo:

| Núcleo | Tarea | Prioridad | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 (Core 1 / APP_CPU) | `pid_inner_loop_task` (Sprint 2; stub en Sprint 1) | 24 (alta) | 50 Hz, hard real-time |
| 1 | `rudder_sensor_task` (lectura AI1, mediana 5 muestras) | 23 | 100 Hz |
| 1 | `safety_monitor_task` (limit switches, watchdog feed) | 22 | 50 Hz |
| 0 (Core 0 / PRO_CPU) | `nmea2000_rx_task` (CAN polling, parsing PGN) | 15 | event-driven |
| 0 | `modbus_slave_task` (gestiona eModbus internals) | 14 | event-driven |
| 0 | `health_reporter_task` (uptime, RAM libre, IDFs varios) | 5 | 1 Hz |

**Aislamiento explícito:** el lazo PID **nunca** comparte núcleo con
comunicaciones. Si el bus NMEA 2000 satura, el control no se ve afectado.

**Tu pregunta:** ¿Mapeo OK o quieres modificar?

### Decisión 2.4 — Estrategia de logging en firmware

Para depurar sin display, necesito ver qué pasa adentro de la ESP32.
Opciones:

1. **Solo `ESP_LOG` por UART0** (consola serie por USB). Estándar
   ESP-IDF. Cero overhead cuando se desactiva. (**Recomendado**)
2. **Log circular en RAM + dump por Modbus a petición**. Más sofisticado,
   útil para post-mortem en campo, pero complejidad innecesaria en
   Sprint 1.
3. **Log a SD card.** La tarjeta AR-NMEA-IO no tiene SD según el brief;
   descartado.

**Mi recomendación:** opción 1 para Sprint 1. La 2 se podría añadir en
Sprint 6 (Seguridad y alarmas) si te parece útil.

**Tu pregunta:** ¿Opción 1?

---

## 3. Entregables del sprint

```
firmware/ar_autopilot_v1/
├── platformio.ini                      # nuevo: configurado con framework + libs aprobadas
├── sdkconfig.defaults                  # nuevo: tuning ESP-IDF (FreeRTOS tick, etc.)
├── src/
│   ├── main.cpp                        # nuevo: arranca tareas FreeRTOS, entra en loop tonto
│   ├── pid/
│   │   ├── pid_outer.cpp               # stub: devuelve setpoint=0, log
│   │   └── pid_inner.cpp               # stub: devuelve PWM=0, log
│   ├── modes/
│   │   └── standby.cpp                 # nuevo: única lógica de modo en Sprint 1
│   ├── safety/
│   │   ├── watchdog.cpp                # nuevo: TWDT habilitado a 2 s
│   │   └── override_handler.cpp        # nuevo: DI1 → siempre fuerza STANDBY
│   ├── protocols/
│   │   ├── modbus_slave.cpp            # nuevo: servidor Modbus mínimo
│   │   ├── modbus_registers.h          # nuevo: mapa de registros expuestos
│   │   └── nmea2000_consumer.cpp       # nuevo: lee 127250 + 127251, loguea
│   ├── hal/
│   │   ├── pinout.h                    # ya existe (Sprint 0)
│   │   ├── rudder_sensor.cpp           # nuevo: lee AI1 con filtro mediana
│   │   ├── rudder_actuator.cpp         # nuevo: stub que escribe DO1/DO2 pero comando=0
│   │   └── di_do.cpp                   # nuevo: helpers para todos los DI/DO
│   └── system/
│       └── health_reporter.cpp         # nuevo: log periódico de salud
├── include/                            # headers públicos
├── test/
│   ├── test_modbus_registers/          # Unity: validar mapa de registros
│   ├── test_filters/                   # Unity: mediana de 5 muestras
│   └── test_pinout/                    # Unity: que los pines no se pisen
└── tools/
    └── modbus_client_test.py           # script Python para probar el slave desde PC
```

Y **en el lado Python:**

```
arautopilot/
├── core/
│   └── modbus_registers.py             # nuevo: mismo mapa que firmware, generado / espejo
├── shared/
│   └── modbus_register_map.py          # constantes single-source-of-truth para ambos lados
└── tests/
    └── test_modbus_register_map.py     # nuevo: sanity check sobre el mapa
```

> **Importante:** el mapa de registros Modbus tiene que ser
> **single-source-of-truth**. Mi propuesta: definirlo en YAML en
> `firmware/ar_autopilot_v1/modbus_registers.yaml` y generar tanto
> `modbus_registers.h` (C++) como `modbus_registers.py` (Python) con
> un script en `tools/`. Así no se desincronizan jamás. Te lo presento
> mejor cuando arranquemos.

---

## 4. Plan de fases dentro del sprint

| Fase | Días | Objetivo | Demo al final |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1-2 | `platformio.ini` + esqueleto FreeRTOS + LED de vida | Tarjeta arranca, parpadea LED, log por UART0 |
| 1.2 | 3-4 | HAL: lectura de los 9 inputs, escritura de los 10 outputs | Script Python por UART manda comandos manuales, se ven los LEDs/relés |
| 1.3 | 5-7 | Modbus RTU slave + mapa de registros generado | Cliente Modbus desde PC lee estado, escribe setpoint dummy |
| 1.4 | 8-10 | NMEA 2000 consumer: PGN 127250, 127251 | Conectada al simulador NMEA 2000 (o a tu AR-ECDIS si está), aparecen heading y ROT en los registros Modbus |
| 1.5 | 11-13 | Watchdog + DI1 override + modo STANDBY explícito | DI1 pulsador funciona, watchdog reinicia si se cuelga firmware |
| 1.6 | 14-15 | Tests Unity + pruebas integradas + documentación | `pio test` verde, `docs/firmware.md` con instrucciones de flash |
| 1.7 | 16-20 | Buffer + integración con `arautopilot.studio.simulator` (vessel + sensor sim) | Demo end-to-end: simulador → ESP32 → cliente Modbus en PC |

---

## 5. Criterios de aceptación del Sprint 1

(Equivalente a lo que hicimos en Sprint 0)

1. ✅ `pio run` compila sin warnings en modo `release` y `debug`.
2. ✅ `pio test` pasa todos los tests Unity del firmware.
3. ✅ `pytest` sigue verde en el lado Python (80+ tests existentes + nuevos del mapa Modbus).
4. ✅ `bash scripts/dev.sh check` (lint+typecheck+test Python) verde.
5. ✅ Demo manual documentada en `docs/sprint-1-demo.md`:
   - Conexión por USB → terminal serie a 115200 baudios → ver logs
   - Cliente Modbus Python (`tools/modbus_client_test.py`) → lee
     estado y bits de I/O
   - Simulador NMEA 2000 → publica PGN 127250 con heading 045°,
     el firmware lo loguea y lo expone en el registro Modbus
6. ✅ Watchdog: si descomento un `vTaskDelay(10000)` en `pid_outer_loop_task`,
   el firmware se resetea solo y vuelve a STANDBY con alarma loggeada.
7. ✅ Tag `sprint-1` en `main`.

---

## 6. Riesgos identificados

| Riesgo | Mitigación |
|---|---|
| **Tarjeta AR-NMEA-IO física no disponible** durante el sprint | Sprint 1 se puede empezar sin hardware: PlatformIO permite compilación + tests sin board. Los tests Unity corren en host. Las pruebas integradas se postergan hasta tener tarjeta. **Tu input:** ¿la tarjeta está físicamente disponible o trabajo "ciego" hasta tenerla? |
| **GPIOs del pinout.h no coinciden con la tarjeta real** | El header del Sprint 0 dice claramente "PLACEHOLDERS aligned with the AR-NMEA-IO schematic. They will be confirmed and locked in Sprint 1 against the real board revision." Antes de Fase 1.2 te pido el esquemático o el manual de la tarjeta |
| **El bus NMEA 2000 del entorno de pruebas no está disponible** | Plan B: simulador software (`tools/n2k_simulator.py`) que inyecte PGN 127250 sintéticos a la ESP32 vía un transceiver USB-CAN (Canable, Yacht Devices YDNU-02) |
| **eModbus no maneja DE/RE automáticamente** | Lo verifico en Fase 1.3. Si no, escribo un wrapper de 30 líneas que use el `PIN_RS485_DE` del pinout |
| **Conflicto de IRQ entre CAN driver y UART de logging** | Asignamos a núcleos separados (decisión 2.3). El log va por UART0 que es PRO_CPU; CAN driver corre interrupts en APP_CPU sin solapamiento |
| **Arduino-as-ESP-IDF-component se rompe entre versiones** | Pinneamos versión exacta de `framework-arduinoespressif32` en `platformio.ini`, no `latest` |

---

## 7. Lo que necesito de ti antes de empezar

1. **Apruebas/modificas las 4 decisiones técnicas** de la sección 2.
2. **Tag de Sprint 0 aprobado:**
   ```powershell
   git tag -a sprint-0-approved -m "Sprint 0 reviewed and approved"
   ```
3. **Confirmas disponibilidad del hardware** (tarjeta AR-NMEA-IO física):
   - Si la tienes: trabajamos contra ella desde Fase 1.2.
   - Si no: trabajamos en bench (todos los tests Unity + simulador) y
     la integración real se pospone para cuando llegue.
4. **Esquemático o pinout real** de la AR-NMEA-IO v1.0, para confirmar
   los GPIOs placeholder de `pinout.h`. Si está en repositorio
   separado, dame la ruta. Si está en papel, una foto sirve.
5. **Acceso a un bus NMEA 2000 funcional** para pruebas (o lo hacemos
   con un simulador software y un adaptador USB-CAN).

---

## 8. Plan de comunicación durante el sprint

Mismo modelo que Sprint 0 (resultó bien):

- **Inicio de cada fase**: te resumo qué voy a hacer y espero OK.
- **Final de cada fase**: commit + breve resumen + demo de qué se
  puede tocar/ver.
- **Si encuentro algo no previsto** (riesgo nuevo, decisión técnica
  con trade-off real), paro y te pregunto antes de improvisar.
- **Tests siempre verdes antes de cerrar fase**. Si rompo algo, lo
  arreglo antes de pedirte review.

---

## 9. Estado actual del repo (al momento de escribir este plan)

```
$ git log --oneline
8d4a698 polish(sprint-0): clean code per ruff + mypy strict
700756c sprint-0: foundations -- data model, seed library, tests, demo
```

(Y el commit del runner dev que viene a continuación de este plan.)

Working tree limpio, 80/80 tests verde, ruff limpio, mypy strict limpio.

---

## 10. Fin

Cuando termines de leer:

- Si todo bien: tag `sprint-0-approved` + "dale Sprint 1" → arranco
  por Fase 1.1.
- Si hay que cambiar algo: dime qué decisión te encaja distinto y
  reescribo el plan. No empiezo nada hasta que coincidamos.

— Claude
